## 万维钢：为什么你已经够努力了，但结果还是不理想？

你好，欢迎来到《得到精选》，我是李南南。

今天的内容来自于万维钢老师主理的《现代思维工具100讲》。我们要说一个很多人都有过的困惑：明明已经够努力了，怎么结果还是不理想？

这个时代并不缺努力的人。可是很多时候，努力这件事，它只有强弱，没有方向。到底是在积累优势，还是在制造麻烦，完全取决于你用力的地方。针对这个问题，万维钢老师给出了一个思维工具，叫做“状态杠杆”。

来，咱们有请万维钢老师展开说说。

---

![图片](https://piccdn2.umiwi.com/uploader/image/ddarticle/2026050817/1909363781646217616/050817.jpeg)

欢迎来到《现代思维工具100讲》，我是万维钢。

一般老百姓对“努力”有过高的评价。特别是当今内卷时代，很多公司默认要想提高效率就得让全体员工更努力、花费更多的时间。也许努力真的是个必要条件，但如果你整天只想着努力，你可就差远了。

殊不知努力更像一个标量，只有强弱；行动则至少同时有方向、时机和先后次序。

这一讲的思维工具叫「状态杠杆（state leverage）」，是我发明的一个名词，学术界并没有统一的说法，但是我们有很多现成的研究结果支持。

状态杠杆，简单说，就是这一步做完之后，世界会不会变得对下一步更友好。

我们先看两个生活中的小感悟。

第一个来自家务活儿。你从超市买了好几条排骨，打算先放冰箱里冻起来，过几天再吃。对此你有两个办法：一个是先切好，分成几份装袋再冻，做的时候打开一个袋子扔锅里就行；另一个是先冻起来，等要吃现切。第二个做法允许你暂时偷懒，可是会带给你很多麻烦——你切之前得先把排骨解冻，为此你必须规划好做饭的时间，更不用说刚解冻的排骨切起来更费力。

买回来就切，把劳动前置，不但劳动量更少，而且是把局面推进到一个*低摩擦*的状态。

第二个感悟来自《西游记》。唐僧师徒到了祭赛国，发现有冤情，唐僧为了还愿，就去寺院里扫一座宝塔。他跟孙悟空两人从下层往上扫，扫到上面听见有妖怪说话，于是破案。这种扫法当然是剧情需要，但是你看到这儿一定会产生一个疑问：扫塔难道不应该是从上往下扫吗？

从上往下扫，上层的灰扫下来，下层顺手就一起带走了；可是像唐僧那样从下往上扫，你下面刚扫干净，上面一动手，灰又掉下来……你扫一晚上塔不还是脏的吗？

![图片](https://piccdn2.umiwi.com/uploader/image/ddarticle/2026050817/1909361980980865704/050817.png)

其实两种扫法花的力气差不多，毕竟人的疲劳感主要是来自挥动扫帚、调整姿势、来回移动这些固定成本，而不是清理灰尘的那一点有效功。但是扫塔这个活儿不满足交换律：先做A再做B，和先做B再做A，结果非常不同。

从下往上扫，你创造出来的临时干净状态会被后面的动作推翻；只有从上往下扫，你创造的才是不可逆进展。

切排骨和扫塔的道理都是：做事的顺序，和做事的努力程度，至少是同等重要的。

状态杠杆，就是那些能改变系统状态的行动，它们会重塑后续行动的成本、返工概率和选择空间。

你要优化的不只是这个动作，更是这个动作之后留下来的状态。

咱们说三种杠杆。

✵

第一种是「前置杠杆（Preventive Leverage）」，意思是在事情的上游做的那些动作，相当于一个项目的设计阶段。越早做的决定，对全局的锁定效应就越强。

美国国家航空航天局（NASA）有个著名的观察。一个项目在设计阶段所花的钱只占全部预算的15%，但这个阶段锁定（commit）了大约75%的生命周期成本。测试、制造、集成、运行和维护怎么做，基本都被早期设计决定了。

设计阶段如果你发现一个小错误，随手改了就改了，很容易。但是如果等到后面实施阶段才发现问题，重新设计和重新验证的代价就会非常大。比如盖大楼，前期图纸上只是轻轻一笔，后期工地上却是锤子、钢筋、预算、工期、吵架、甩锅、法律程序……后果不堪设想。

据美国国家标准与技术研究院（NIST）2002年的一份报告说，超过一半的软件缺陷不是在上游被发现，而是拖到更下游的开发和使用环节才暴露出来……可是缺陷发现得越晚，修复成本提高得越厉害。如果能改进测试基础设施，更早发现问题，报告估算早在那个年代，每年可以避免的损失就超过220亿美元。

所以设计看似便宜，其实是全项目最贵的地方。

这就是为什么丹麦经济学家傅以斌（Bent Flyvbjerg）在《怎样做成大事》一书中说，越是大项目，越应该在设计阶段加倍小心，宁可时间花长一点也没关系……他总结的经验叫做「慢慢谋定，快速行动」。

预防远胜于补救，前期多喝两天咖啡，后期少加无数个班，这就是前置杠杆。可是如果你没在真实世界参与过大项目，你可能无法想象，人们就是会在前期做一些很随意的选择，让项目匆匆上马，把一些明明是从从容容的小事变成了灾后重建。

✵

第二种状态杠杆叫「顺序杠杆（Sequencing Leverage）」，意思是项目的不同任务之间存在信息依赖，必须按照严格的顺序进行。

比如你家装修房子。你不能先刷墙再走水电，因为水电一改，墙还得重新砸开；你也不能地板都铺好了，才想起来还没装中央空调。正确的顺序一定是先定方案，再走水电，再做泥木，再刷墙，最后铺地板、装家具。这跟唐僧扫塔是一个道理。

很多人把项目理解成待办清单，先干这个再干那个。可是复杂项目不只是一条线，而是一个依赖网络，其中有多个并行交叉的依赖关系，那怎么办呢？你需要一个叫做「设计结构矩阵（Design Structure Matrix,DSM）」的工具。

![图片](https://piccdn2.umiwi.com/uploader/image/ddarticle/2026050817/1909362040036979088/050817.png)

设计结构矩阵把任务之间谁依赖谁、谁影响谁，画成一个方阵。它不但能看出哪些任务可以单向推进、哪些任务互相咬住、哪里有循环，还能告诉你怎样重排顺序才能让信息尽可能单向流动，让进展尽可能单调累积，避免“你等我、我等你”的局面。

一个很典型的案例是用DSM梳理福特汽车引擎盖系统的开发流程。你可能觉得引擎盖就是车前面那块铁皮，没什么了不起——但它牵动的可是一串彼此咬合的决定。

造型团队想把线条压低一点，就会影响内部间隙；间隙一变，铰链的位置和开合轨迹就得跟着改；铰链一改，锁扣的位置、装配方式、碰撞安全，甚至工厂里机器人怎么抓取怎么安装，可能都得重来。

最麻烦的不是事情多，而是事情互相牵连。造型团队先改了外形，只是前端多画了几笔，后面的人就发现原来的结构装不上了。于是结构团队返工。结构一返工，制造团队又得重新评估工艺。工艺一变，安全测试的假设条件又不成立了……项目就在这种来回拉扯中消耗。

DSM能找出哪些任务之间耦合最强，哪些地方最容易形成返工回路。这样你就能重新安排顺序：哪些问题必须尽早一起协调，哪些事情可以等前面的条件稳定了再做，哪些环节不能贸然往前推进。

你要让所有人同时开工，那就是在互相制造废品。

这个关键认知是工作与工作是不平等的。不是所有团队都该被一视同仁地平推管理。有些接口就是天生高耦合，你不给它更高的协调优先级，项目就一定返工。

✵

第三种状态杠杆是「约束杠杆」，出自以色列物理学家高德拉特（Eliyahu M.Goldratt）提出的「约束理论（Theory of Constraints,TOC）」。

约束理论的核心逻辑非常简单：任何系统的产出，都受制于它最窄的地方——也就是「瓶颈」，也就是卡脖子的地方。你先别着急优化全流程，你先把瓶颈解决。

比如你们公司的前端营销每天能带来100个潜在客户，中端销售每天能转化50个，而后端交付团队每天只能服务10个，那你的瓶颈就是交付。如果你不能提高交付，反而去搞什么“全员狼性培训”，把营销翻倍到200个，销售翻倍到100个，有用吗？你不仅没有增加一分钱的真实产出，反而因为堆积了大量无法兑现的订单而造成内部混乱和客户投诉。

瓶颈理论比木桶理论可有用多了，毕竟谁家也不会用只有一个短板的木桶——但是任何一个系统，流水线也好、团队研发也好、审批流程也好，还是你个人的生活也好，其整体的总吞吐量（throughput）都只由一个环节决定，那就是最慢的那个环节——瓶颈。在非瓶颈环节上搞得再热闹也是虚假繁荣。

![图片](https://piccdn2.umiwi.com/uploader/image/ddarticle/2026050817/1909362092651063976/050817.png)

有一项对上百个已发表TOC成功案例的综述发现，一旦企业真抓住了瓶颈，改善往往不是这里省一点、那里快一点，而是一整片指标一起好转。平均来说，从接单到交付的总耗时（lead time）缩短69%，企业内部流程跑一圈时间（cycle time）缩短66%，准时交付率提升60%，库存下降50%，吞吐量增加68%，财务表现提升82%。

这可是极大的改进！瓶颈就如同高速公路上最窄的一段车道，你把别的路段修得再宽，车还是堵在那里；可一旦把那一段拓开，车流一下子就顺了，积压也跟着缓解。

高德拉特给的解法分五步——

1. 先识别瓶颈：到底哪个环节卡住了全局；

2. 充分利用瓶颈：确保瓶颈本身别浪费时间，别停工，别被无关事务打断；

3. 让其他环节服从瓶颈节拍，整个系统要围着瓶颈来配速；

4. 提升瓶颈，在必要的时候增加设备、人手和流程支持，把那个最窄的地方拓宽；

5. 回到第一步，寻找新的瓶颈。

逻辑很简单，但是这里有一个巨大的情感问题：如果你不在瓶颈上，你其实没必要干得那么忙——可是老板们却是看谁闲就催谁。很多老板最受不了员工闲着，哪知道瓶颈没解决，其他努力不但无效，而且还增加麻烦。

✵

我之所以把这些称为「状态杠杆」，是因为它们背后有一个更底层的数学灵魂，那就是理查德·贝尔曼（Richard Bellman）在1954年提出的「动态规划（Dynamic Programming）」理论。

![图片](https://piccdn2.umiwi.com/uploader/image/ddarticle/2026050817/1909362142043345248/050817.png)

绝大多数人干活，都是在自己的局部运行一个「贪心算法」：我负责的这个事儿，我怎么干最省力，怎么让我当前的收益最大。比如买回排骨直接扔进冰箱就是贪心算法——在当下这一秒，这是最轻松的解法，至于说过两天不好切，那是未来的我操心的事儿。

贪心算法使得一系列局部的最优解拼接出了一个全局的糟糕结果。贝尔曼的动态规划拯救了这个局面。

贝尔曼提出一个方程（Bellman Equation），通俗来说——

你的总收益=你眼前的即时回报+你即将进入的下一个状态的潜在价值（Value of the next state）。

在动态规划的视角下，动作的目的不只是在当下，更是在于完成一次「状态转移（State Transition）」。这就好像职业选手打台球一样，不仅要打进当前的球，还要通过精确控制力度和旋转，让白球在碰撞后停在最完美的位置，方便击打下一颗球……

前置杠杆，就是宁可牺牲当前的即时回报，也要把系统推入一个“未来不用返工”的高价值状态。顺序杠杆，就是用设计结构矩阵为你规划出一条正确的状态转移路径。约束杠杆，则是说在一个复杂系统里，真正决定“下一个状态价值”的变量只有一个，那就是瓶颈。

简单说，你这一步怎么走，不能只看这一步本身值不值，而要看它会把你带到一个什么状态：后面的路是更宽了，还是更窄了，成本是更低了，还是更高了。

贝尔曼有个「最优性原理（Principle of Optimality）」，翻译成大白话就是：不管你过去多烂，也不管你起点在哪，你当下的这个决策，必须能让你在*新状态*下，面对未来时拥有最好的出路。

✵

咱们看几个日常的应用场景。

前置杠杆，厨房里有句法语叫“Mise en place”，意思是“一切就位”：大厨在开火炒菜之前，会花大量时间把所有要用的食材切好，酱汁调好，肉类腌好，所有小碗按顺序摆在手边。一旦点火，行云流水，绝不能半途关火去满世界找盐。

你的工作环境最好先处于低摩擦状态。比如你要写个什么东西，也应该先备料——做好调研，把所有的数据、文献、核心大纲全部整理在手边——一旦开始写，就进入纯粹的输出状态，而不是边写边找资料、想结构，甚至还时不时回复个消息。

顺序杠杆除了用于装修房子，更重要的心法是遏制自己先干那些“看起来像进展”的事儿的冲动：你这个报告的核心主题都没想好，就在那儿研究PPT皮肤，光修标题字体就花了15分钟，一看就不是真干活的人。

瓶颈杠杆告诉我们不要“到处努力”，而要“只在命门上用力”。能量产的、谁来都差不多的活儿，都不是你最该亲自下场的地方。真正值钱的是那个决定全局节奏的卡点。

你以为自己今天效率低下是因为意志力薄弱、不够自律，其实你的瓶颈是物理的：你昨晚睡眠不足。公司天天搞狼性动员，项目推进还是慢，那就根本不是执行力的问题，而是因为只有老板一个人有拍板权，他的决策带宽锁死了总吞吐量。你写不出东西抱怨自己文笔不够好、打字不够快，其实瓶颈是你脑子里没有值得被写下来的洞见……

✵

刀还是那把刀，扫帚还是那把扫帚，力气还是那些力气。可就是因为你用力的地方不同、顺序不同、卡点不同，事情就发生了质变。

做在点子上，和没做在点子上：

一个叫积累，一个叫耗费；

一个越做越顺，一个越做越堵；

一个是在生利息，一个是在交罚息。

你是在完成任务，还是在制造一个更好的未来状态？

---

好，内容听完了。

万维钢老师的《现代思维工具100讲》正在更新中。如果你感兴趣，在得到App首页搜索“万维钢”老师的名字，就能看到这门课程的订阅入口，推荐你现在加入。

好，以上就是今天的内容。《得到精选》，明天见。

![图片](https://piccdn2.umiwi.com/uploader/image/ddarticle/2026050817/1909363817081481896/050817.jpeg)
